# Cloud Platform Investigation (2026-03-02)

このディレクトリは、クラウド基盤プロジェクトの問題調査結果をまとめたものです。  
対象は次の2点です。

1. 基盤全体アーキテクチャ/デプロイ経路の問題点
2. 各コンポーネントの実装・構造・依存関係・役割の明確性

## 成果物

- `issue-register.md`: 優先度付き課題登録表（P0/P1/P2）
- `deployment-architecture-findings.md`: デプロイ経路と鶏卵問題の分析
- `component-clarity-findings.md`: コンポーネント契約/依存関係/役割の分析
- `verification-commands.md`: 実際に実行した評価コマンドと失敗再現ログ

## 結論サマリ

- 現状は **ブートストラップ経路が閉じていない**（Deployer依存があるが Nix 配線が存在しない）。
- 本流の `flake.nix` ノード定義は、参照先欠損により **評価時点で壊れている**。
- テストクラスタにも **評価不能ノード**（`node02`, `node03`, `node06`）があり、検証経路が不安定。
- サービス間設定契約（特に IAM endpoint）が複数箇所で不一致で、  
  設定しても反映されない環境変数が存在する。
