To: PeerB
<TO_PEER>
# Foreman Task Brief (T026)

- 目的: T026実戦スモークをS4→S5→S6まで完遂しT027を解放する。
- Current objectives:
  1) T026 S4 k8shostスモーク完了: Nix起動→ヘルス→Pod作成(IAMトークン)→PrismNET IP払い出し確認。
  2) T026 S5 結合: FlareDB→IAM→k8shostの1本流れをスクリプト化し証跡(.cccc/work/foreman/<timestamp>)に保存。
  3) T026 S6 設定統一: NixOS module/flags/envの整合性確認、逸脱はT027向けTODO案としてメモ。
- Active status: T026 (P0, owner peerB) S1-S3完了、S4進行中、S5/S6未着手、blockerなし。受入: nix build 9/9成功、modules load、サービスヘルス、クロスコンポ証跡、設定統一確認。
- Suggested next steps (実装寄り):
  - S4: k8shost-serverをNix経由で起動し、IAMトークンでPod作成→PrismNET IP付与まで手順化（成功/失敗ログを残す）。
  - S5: FlareDB/IAMスモーク結果を流用し、tenant→token発行→namespace→pod作成を単一スクリプト化し、.cccc/work/foreman/20251210-<time>/integration.mdに記録。
  - S6: NixOS module/環境変数/CLIフラグ命名をPROJECT.mdガイドと照合し、差分をT027初期TODOとしてメモ化。
- Inbox: .cccc/mailbox/*/inbox に未処理項目なし（2025-12-10確認）。
- Standing work: 必要に応じて9/9 nix build回帰を実行し、S4-S6証跡パスに転記。
</TO_PEER>
